Giám sát kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản

QTO - Hôm nay 6/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 (lũy kế đến hết năm 2023) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 4/8/2023; Nghị quyết số 111/NQ - HĐND ngày 7/12/2023; Nghị quyết số 132/NQ -HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND tỉnh được UBND tỉnh giao cho các địa phương, đơn vị quản lý dự án hoặc làm chủ đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tham dự làm việc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tại Nghị quyết số 111 có các dự án như: Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt, đến nay dự án còn gói thầu số 10 đã được bố trí đủ vốn nhưng vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể tiếp tục triển khai.

107d3173616t3731l7 ban kt ns hnd tinh 1Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực địa dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh: H.A

Dự án san nền và hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm cửa khẩu La Lay được phê duyệt với tổng mức đầu tư 108 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024, hiện đã hoàn thành các hạng mục, riêng phần san nền bãi chờ xuất với diện tích 0,95 ha đang đợi cấp phép nổ mìn đại trà của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và dự kiến triển khai nổ mìn đại trà vào nửa cuối tháng 3/2024.

Dự án tuyến RD 01 và RD 04 Khu công nghiệp Quán Ngang được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 với tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023-2025, do được bố trí vốn vào cuối năm 2023 nên dự án chỉ mới giải ngân được phần chi phí tư vấn và các chi phí chuẩn bị đầu tư khác.

Tại Nghị quyết số 132 có 2 dự án điều chỉnh giảm vốn kế hoạch trung hạn năm 2021-2025 là dự án rà phá bom mìn, vật nổ tại Khu tái định cư huyện Triệu Phong và Hải Lăng; dự án Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1). 2 dự án này đã hoàn thành và quyết toán dự án nên điều chỉnh giảm số vốn trung hạn theo giá trị hoàn thành.

Về tình hình triển khai thực hiện một số dự án (không sử dụng vốn đầu tư công) tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh như: dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, đến nay còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ giao diện tích khu vực biển, vị trí đổ chất nạo vét và sử dụng chất nạo vét, về khai thác tận thu gỗ rừng trồng, phương án nạo vét khu nước, vũng quay tàu, thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư...; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, đến nay đã cơ bản hoàn thành các thủ tục thành lập khu công nghiệp, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất...; dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại một số diện tích (khoảng 1,9 ha) đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận, điểm xả nước thải của dự án nằm ngoài phạm vi thực hiện dự án nên vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng chưa đảm bảo các điều kiện quy định, tiến độ xây dựng công trình cấp nước cho dự án chậm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư của nhà đầu tư...

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, đến nay công tác giải phóng mặt bằng phát sinh những vướng mắc, khó khăn nhất định, mặc dù nhà đầu tư đã rất nỗ lực để phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương để giải quyết, nhưng đến giữa năm 2023 mới cơ bản xử lý được các khó khăn, vướng mắc nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã kiến nghị với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh các vấn đề đối với các dự án/công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 (lũy kế đến hết năm 2023) đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết nêu trên như: Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất tại các địa phương; xem xét bổ sung điều chỉnh đơn giá vật kiến trúc và cây cối hoa màu định kỳ phù hợp, sát thực tế; tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung nhân lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Cần có phương án cụ thể về vị trí đổ chất nạo vét và sử dụng chất nạo vét để giải phóng khối lượng chất thải đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Đối với các kiến nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đến khảo sát thực địa các dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, Khu bến cảng Mỹ Thủy, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Hải An

Nguồn tin: baoquangtri.vn