Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

https://ubmttqvn.quangtri.gov.vn

Kiểm tra tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

QTO - Chiều nay 15/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đi kiểm tra tiến độ xây dựng các khu tái định cư (TĐC) dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại địa bàn các huyện Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh.
Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có tổng chiều dài 65,7 km, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), điểm cuối tại xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53 km, đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh 14,25 km, Gio Linh 11,9 km và Cam Lộ 6,38 km.
Để ổn định cuộc sống cho khoảng 351 hộ dân (huyện Vĩnh Linh 88 hộ; huyện Gio Linh 132 hộ; huyện Cam Lộ 131 hộ) thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời, tỉnh đã triển khai xây dựng 9 khu TĐC ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh (mỗi huyện có 3 khu TĐC) với tổng diện tích 37,24 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư tại xã Gio An, huyện Gio Linh - Ảnh: N.B
Báo cáo của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ cho biết, tính đến ngày 15/2/2024, đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB được 28,28 km/32,53 km, đạt 86,94%. Bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được 24,69/32,53 km, đạt 75,9%. Hiện nay, đã thực hiện di dời được 29/351 hộ TĐC thuộc địa bàn huyện Cam Lộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra tiến độ thi công đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua xã Gio Sơn, huyện Gio Linh - Ảnh: N.B
Tại huyện Vĩnh Linh có 3 khu TĐC gồm: xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan. Khu TĐC xã Vĩnh Khê (diện tích 3,35 ha, phân thành 28 lô cho 28 hộ dân) đã hoàn thành san nền, cắm mốc phân lô; thi công hệ thống thoát nước đạt 30%, đường giao thông đạt 40%; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 11/3/2024.
Khu TĐC xã Vĩnh Hà (diện tích 3,14 ha, phân thành 40 lô cho 40 hộ dân) đã hoàn thành san nền, cắm mốc phân lô, thi công hệ thống thoát nước đạt 90%, đường giao thông đạt 60%; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 11/3/2024.
Khu TĐC thị trấn Bến Quan (diện tích 1,52 ha, phân thành 20 lô cho 20 hộ dân) đã hoàn thành san nền, cắm mốc phân lô, thi công hệ thống thoát nước đạt 90%, đường giao thông đạt 50%; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 25/2/2024.
Huyện Gio Linh có 3 khu TĐC gồm: xã Hải Thái, xã Linh Trường, xã Gio An. Khu TĐC xã Hải Thái (diện tích 3,04 ha, phân thành 29 lô cho 29 hộ dân) đã hoàn thành san nền, cắm mốc phân lô, khối lượng thực hiện đạt trên 95%.
Khu TĐC xã Gio An (diện tích 6,2 ha, phân thành 72 lô cho 72 hộ dân) đã hoàn thành công tác san nền, cắm mốc phân lô, thi công hạng mục đường giao thông, cống thoát nước, đường điện và nước sinh hoạt đạt khoảng 45% khối lượng công việc; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 11/3/2024.
Khu TĐC xã Linh Trường (diện tích 3,38 ha, 31 hộ) đã hoàn thành san nền và cắm mốc phân lô (28/31 lô), thi công hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước đạt khoảng 35% khối lượng công việc; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 15/3/2024.
Huyện Cam Lộ có 3 khu TĐC gồm: xã Cam Thủy, xã Cam Tuyền, xã Cam Hiếu. Khu TĐC xã Cam Tuyền (diện tích 2,53 ha, phân thành 15 lô cho 15 hộ dân) đã hoàn thành công tác san nền, cắm mốc phân lô, thi công các hạng mục đường giao thông, cầu, cống thoát nước, hoàn trả kênh mương và các cấu kiện đạt khoảng 50% khối lượng công việc; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 15/3/2024.
Khu TĐC xã Cam Thủy (diện tích 3,16 ha, phân thành 20 lô cho 20 hộ dân) hiện đã hoàn thành công tác san nền, cắm mốc phân lô, thi công các hạng mục đường giao thông, cống thoát nước, hoàn trả kênh mương và các cấu kiện đạt khoảng 40% khối lượng công việc; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 15/3/2024.
Khu TĐC xã Cam Hiếu (diện tích 10,92 ha, 96 hộ) đã hoàn thành công tác san nền, cắm mốc phân lô (56/96 lô), thi công các hạng mục đường giao thông, cống thoát nước và các cấu kiện đạt khoảng 40% khối lượng công việc; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng trước ngày 15/3/2024.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ - Ảnh: N.B
Sau khi kiểm tra thực địa tại nhiều khu TĐC và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện GPMB, TĐC của dự án trọng điểm này.
Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB theo kế hoạch đề ra.
Phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các khu TĐC và gắn với chất lượng công trình để phục vụ người dân được tốt nhất. Chú trọng hoàn thiện hệ thống điện, nước, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cảnh quan, khu vui chơi giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân an tâm sinh sống.
Tăng cường công tác dân vận để người dân đồng tình, chung tay trong quá trình GPMB, TĐC. Từ đó sớm ổn định cuộc sống của người dân, tạo điều kiện triển khai dự án trọng điểm và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.
Nhơn Bốn
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây